Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę
Zmiana treści.
Pozwolenie na budowę
/zaatw_spraw_w_urzdzie/budownictwo_i_mieszkania/pozwolenie-na-budowe.html
/zaatw_spraw_w_urzdzie/budownictwo_i_mieszkania/pozwolenie-na-budowe.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2021-05-12 14:40:44
2024-02-09 12:27:22
zwykła
/resource/146707/O%25C5%259Bwiadczenie+o+dysponowaniu+nieruchomo%25C5%259Bci%25C4%2585+na+cele+budowlane.pdf
PDF
8cfdae065102a2e82a1edbd93528b7f9.pdf
230.56 KB
/resource/145385/PB-5-Owiadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoci.doc
DOC
b20ef457c3c533bfabc7f490a5a6ff77.doc
42 KB
/resource/145385/PB-8-Pozwolenie+na+budow%25C4%2599+tymczasowego+obiektu+budowlanego.PDF
PDF
c444ea7f54c2dbbc88d8634f6bb7d63a.PDF
285.13 KB
/resource/145385/PB-8-Pozwolenie+na+budow%25C4%2599+tymczasowego+obiektu+budowlanego.RTF
RTF
cf490c246e7e354789fb4f49076aa466.RTF
165.45 KB
/resource/145691/Przeniesienie+pozwolenia+na+budow%25C4%2599.doc
DOC
26f807b9e9355955860fa3f6eb437d7e.doc
50.5 KB
/resource/145691/Przeniesienie+pozwolenia+na+budow%25C4%2599.pdf
PDF
1170800782bb33eeee10268020dc8e54.pdf
264.7 KB
/resource/146707/wniosek+o+pozwolenie+na+budow%25C4%2599.doc
DOC
92d160db384dac713ede10b591e46893.doc
81.5 KB
/resource/146707/Wniosek+o+pozwolenie+na+budow%25C4%2599.pdf
PDF
0857dc4bfccff20e4b9735998a320e44.pdf
285.18 KB
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ sprawdza:
1. Zgodność projektu z ustaleniami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi.
3. Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń.
4. Wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymująca się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
W razie stwierdzenia naruszeń, w w/w zakresie, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.
Termin składania dokumentów
zależny od indywidualnej potrzeby inwestora
Ważność decyzji
Obowiązuje przez okres: 3 lata
Opłata skarbowa (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego):
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę innego budynku: 48 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków: 20 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną: 112 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - o długości powyżej 1 kilometra: 2143 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg - o długości do 1 kilometra: 105 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę innych budowli: 155 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 91 zł
W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
- opłata skarbowa za pozwolenie na przebudowę i remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych: 50% stawek określonych wyżej.
Z opłaty skarbowej zwolnione są:
1) pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego i klęsk żywiołowych
2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
- opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN
Kogo dotyczy Inwestor
Czas realizacji Miesiąc od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw skomplikowanych - do 65 dni
Wymagane dokumenty
- Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
- Informacja uzupełniająca (PB-5)
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
Opłaty Opłata skarbowa - stawki podane w opisie usługi.
Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Dodatkowe informacje
1) Za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pobiera się opłaty w wysokości:
a) od budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 złoty,
- nie więcej niż 539 złoty,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 złoty,
c) innego budynku – 48 złoty
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 złoty,
e) budowli związanych z produkcja rolną – 112 złoty,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z dróg – 2143 złotych,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych cieplnych o długości do 1km – 105 złoty,
h) innych budowli -155 złoty
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi – 91 złoty
Od opłaty skarbowej zwolnione są budynki mieszkalne.
Tryb odwoławczy 1. Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem tut. Organu
2. Przesłanie odwołania wraz z aktami sprawy do Wojewody.
3. Utrzymanie decyzji w mocy, uchylenie w całości lub w części.Podstawy prawne
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 977 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628138,87 5628181
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, pokój nr 138, 140
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1177881] Pozwolenie na budowę
3350
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Iwona Gajewska
2021-05-12
Iwona Gajewska
2024-02-09
Iwona Gajewska
2021-05-12

Pozwolenie na budowę