AGP_Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do ul. Dubowo I w Suwałkach

AGP_Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do ul. Dubowo I w Suwałkach
Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.
AGP_Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do ul. Dubowo I w Suwałkach
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/op_2017/agp-obwieszczenie-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-budowlanego-i-udzielenia-zezwolenia-na-realizacje-inwestycji-drogowej-polegajacej-na-budowie-drogi-gminnej-wraz-z-bocznica-kolejowa-od-stacji-las-suwalski-do-ul-dubowo-i-w-suwalkach.html
/Informacje/ogloszenia_i_informacje/Obwieszczenia_prezydenta/op_2017/agp-obwieszczenie-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-budowlanego-i-udzielenia-zezwolenia-na-realizacje-inwestycji-drogowej-polegajacej-na-budowie-drogi-gminnej-wraz-z-bocznica-kolejowa-od-stacji-las-suwalski-do-ul-dubowo-i-w-suwalkach.html
Urząd Miejski w Suwałkach
2017-04-04 15:57:50
2017-04-04 15:57:50
zwykła
AGP.6740.103.2017.EW
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23.03.2017r. znak: I.7011.06.07.2016/2017.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do ul. Dubowo I w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:
I. Budowę drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową:
a) od stacji „Las Suwalski” do drogi krajowej nr 8 w zakresie robót budowlanych obejmujących:
- budowę jezdni o nawierzchni gruntowej i w części utwardzonej wraz z fragmentami chodnika przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 8,
- budowę bocznicy kolejowej (lewa strona drogi),
- budowę przydrożnych rowów,
- wycinkę drzew kolidujących z budową drogi,
b) od ul. Wojska Polskiego II (droga gminna nr 101409B) do ul. Dubowo I (droga gminna nr 101268B) (ul. 4KD) w zakresie robót budowlanych obejmujących:
- budowę jezdni o szerokości od 7 m do 10.50 m o nawierzchni asfaltowej,
- budowę bocznicy kolejowej (lewa strona ulicy),
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej (prawa strona ulicy)
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę zjazdu,
- budowę kanału technologicznego,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi gminnej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu):
a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
-ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 (działka nr geod. 32912):
1. budowa brakujących ciągów pieszo-rowerowych,
2. budowa przejazdu kolejowego,
3. budowa i przebudowa skrzyżowania dróg,
- ul. Dubowo I (droga gminna nr 101268B) (działka nr 32848):
1. budowa przejazdu kolejowego,
2. budowa skrzyżowania z nową drogą gminną,
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
- rozwiązanie kolizji z napowietrzną linią energetyczną (działki nr 32839 (po podziale 32839/4), 32840, 32838 (po podziale 32838/3),
- ul. W. Polskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 (działka nr geod. 32912):
1. budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej,
2. budowa i dostosowanie oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
3. budowa kabli z montażem urządzeń do sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz
z monitoringiem,
4. budowa odwodnienia przejazdu kolejowego,
- ul. Dubowo I (działa nr 32848):
1. budowa kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem latarni oświetleniowej,
2. zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
przebudowa dwóch zjazdów w ciągu drogi krajowej nr 8, na działki nr 32916/1, 32899/4.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
- działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto Suwałki:
32916/1 dzielona na działki: 32916/4 o pow. 1,9054 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32916/5 o pow. 3,7420 ha ( w dotychczasowym władaniu) i 32916/6 o pow. 13,3267 ha (w dotychczasowym władaniu),
32838 dzielona na działki: 32838/1 o pow. 1,5064 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32838/2 o pow. 0,0704 ha ( przeznaczona pod drogę gminną- rozbudowa) i 32838/3 o pow. 8,1250 ha (w dotychczasowym władaniu),
32839/2 dzielona na działki: 32839/3 o pow. 2,0344 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32839/4 o pow. 6,8577 ha ( w dotychczasowym władaniu),
- działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto Suwałki – 32912 (droga krajowa nr 8), 32848 (ul. Dubowo I), 32839 (po podziale 32839/4), 32840, 32838 (po podziale 32838/3).
- Rozbudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach w ciągu przebiegu nowej drogi gminnej w zakresie robót budowlanych obejmujących:
- rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego kolidującego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
- budowa nowej jezdni ulicy,
- budowę bocznicy kolejowej wraz z odwodnieniem (prawa strona ulicy),
- budowę skrzyżowania z nową drogą gminną typu rondo,
- budowę obustronnych chodników i ścieżki rowerowej,
- budowę parkingów,
- przebudowę zjazdów,
- budowę zatok autobusowych
- budowę kanału technologicznego,
- budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- budowę uzupełniającego odwodnienia ulicy,
- budowa kablowej linii energetycznej nN (rozwiązanie kolizji),
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu):
- rozwiązanie kolizji z napowietrzną linią energetyczną (działki nr 32899/4 (po podziale 32899/8), 32897,
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
- działce stanowiącej pas drogi gminnej nr 101409B (ul. Wojska Polskiego II):
Gmina Miasto Suwałki - obręb 0008 Miasto Suwałki - 32893,
- działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gminnej nr 101409B (ul. Wojska Polskiego II):
Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto Suwałki:
32899/4 dzielona na działki: 32899/7 o pow. 0,0220 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32899/8 o pow. 3,1092 ha ( w dotychczasowym władaniu).
- działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto Suwałki – 32899/4 (po podziale 32899/8), 32897,
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[1152481] AGP_Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do ul. Dubowo I w Suwałkach
1139
Admin\Model\Project\Relational
Urząd Miejski w Suwałkach
Adam Tyczkowski
2017-04-03
Adam Tyczkowski
2017-04-04
Adam Tyczkowski
2017-04-04

AGP_Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do ul. Dubowo I w Suwałkach