Zamówienie Nr MDI/11/2010 z dnia 2010-07-05 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Zamówienie Nr MDI/11/2010 z dnia 2010-07-05 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
MDI/11/2010 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu 2010-07-05
Zamówienie Nr MDI/11/2010 z dnia 2010-07-05
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100705.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100705.html
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
2010-07-05 11:08:10
2010-07-05 11:08:10
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2010-07-05
Numer
Numer
MDI/11/2010
Tytuł
Tytuł
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Suwałki, dnia 02.07.2010r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MDI/11/2010 w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach”
W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr MDI/11/2010 pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach” informujemy, że oferta Konsorcjum: Gober Firma Budowlana Szymon Gober i Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, ul. Marii Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Okres gwarancji
1
Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
„BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, 19-200 Grajewo, ul. Targowa 12 Partner: Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej
Wiązownica 9, 19-213 Radziłów
2 299 190,74 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
2
„FADBET” Spółka Akcyjna
ul. 27 Lipca 60
15-182 Białystok
2 108 340,02 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
3
Konsorcjum: Gober Firma Budowlana Szymon Gober i
Zakład Usług Budowlanych
Jerzy Witold Gober ul. Marii Konopnickiej 7/18 16-400 Suwałki
1 867 099,16 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
4
Konsorcjum: „DARBUD” Dariusz Zalewski
ul. Słowackiego 34 19-400 Olecko,
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „ELFAS” Antoni Wincza ul. Falka 16 16-400 Suwałki
1 928 676,16 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
5
P.H.U. „MASPOL” Andrzej Masalski
ul. Rzemieślnicza 12 16-400 Suwałki
2 143 289,77 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
6
PHU BART-BUD
Sławomir Budziński
ul. Sosnowa 33,
19-300 Ełk, Chruściele
2 091 959,55 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
7
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis
ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki
1 870 000,16 zł
30.10.2010r.
Faktura płatna w terminie do 30 dni
3 lata
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium (cena -100%)
Razem
1
81,21
81,21
2
88,56
88,56
3
100,00
100,00
4
96,81
96,81
5
87,11
87,11
6
89,25
89,25
7
99,84
99,84
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[10232] Zamówienie Nr MDI/11/2010 z dnia 2010-07-05 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
1299
Admin\Model\Project\Relational
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Dorota Zwolińska
1970-01-01
Dorota Zwolińska
2010-07-05
Dorota Zwolińska
2010-07-05

Zamówienie Nr MDI/11/2010 z dnia 2010-07-05 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu