Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego
Zamówienie Nr MDI/6/2010 z dnia 2010-06-16
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100616.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100616.html
Miejska dyrekcja Inwestycji
2010-06-16 09:28:46
2010-06-16 09:28:46
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2010-06-16
Numer
Numer
MDI/6/2010
Tytuł
Tytuł
Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo rekreacyjną"
Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/6/2010 pn: „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną” oferta konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Suwałkach, ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki i Członek – TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Zbiorcze zestawienie ofert
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Termin gwarancji
1.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANATEX Anatol Chomczyk
Ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
20.982.780,00
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
2.
Konsorcjum Firm:
Lider: PPU Mark-Bud” Sp. z o.o.,
Ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok
Partner: ABW „Superbruk” Sp. z o.o.
Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny,
15-001 Białystok
24.556.814,70
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
3.
Konsorcjum Firm:
Lider: UNIBEP S.A.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19,
Partner: MASTERS Sp. z o.o.,
Ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
21.949.403,08
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
4.
FADBET S.A.
Ul. 27 Lipca 60, 15-182 Białystok
23.722.778,85
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
5.
LB Spółka z o.o.
Ul.Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn
32.240.432,15
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
6.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARWOWSKI – LIPA Sp. jawna
Ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap
27.106.935,55
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
7.
Konsorcjum Firm:
- Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna,
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
- POLCOURT Spółka Akcyjna,
ul. Generała Zajączka nr 11 lok C7,
01-510 Warszawa
23.827.123,05
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
8.
Konsorcjum Budowlane KONS BUD S.A.,
Ul. Noniewicza 85C/15, 16-400 Suwałki
23.167.761,97
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
9.
Konsorcjum Firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o. w Suwałkach, ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki,
Członek: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.,
Ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa
20.942.945,54
30.05.2011 r
do 30 dni
3 lata
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)
Razem
1
99,81
99,81
2
85,28
85,28
3
95,41
95,41
4
88,28
88,28
5
64,96
64,96
6
77,26
77,26
7
87,90
87,90
9
100,00
100,00
Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem.
Suwałki, 16.06.2010 r
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[10078] Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną"
1591
Admin\Model\Project\Relational
Miejska dyrekcja Inwestycji
Dorota Zwolińska
1970-01-01
Dorota Zwolińska
2010-06-16
Dorota Zwolińska
2010-06-16

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną"