Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.

Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.
MDI/2/2010 Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4. 2010-03-12
Zamówienie Nr MDI/2/2010 z dnia 2010-03-12
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100312.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100312.html
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
2010-03-12 13:13:40
2010-03-12 13:13:40
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2010-03-12
Numer
Numer
MDI/2/2010
Tytuł
Tytuł
Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/2/2010 pn: „Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych:
Zadanie 1 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicy Wojska Polskiego - oferta REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
Zadanie 2 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna, Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa – oferta Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
Zadanie 3 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa - oferta REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
Zadanie 4 – Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych.- oferta ARRET s.c., Mariusz Marszałkowski Zenon Stelmach, ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą
Ponadto zawiadamiamy, że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty jak również nie wykluczono żadnego oferenta z postępowania przetargowego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 1
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Termin gwarancji
4.
REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
1.164.346,82
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
5.
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz,
ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki
1.194.241,81
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
6.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński,
ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
1.449.613,24
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
7.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
1.366.653,20
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
10.
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HENTAR Henryk Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki
1.187.538,55
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)
Razem
4
100,00
100,00
5
97,50
97,50
6
80,32
80,32
7
85,20
85,20
10
98,05
98,05
Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 2
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Termin gwarancji
3.
Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.,
ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki
1.677.267,52
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
8.
Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.,
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
1.918.698,20
30.10.2010 r
do 30 dni
3 lata
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)
Razem
3
100,00
100,00
8
87,42
87,42
Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 3
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Termin gwarancji
4.
REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
778.563,30
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
5.
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz,
ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki
903.727,44
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
6.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński,
ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
1.010.950,68
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
9.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
851.804,89
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
10.
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HENTAR Henryk Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki
857.701,24
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 3
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)
Razem
4
100,00
100,00
5
86,15
86,15
6
77,01
77,01
9
91,40
91,40
10
90,77
90,77
Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 4
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania
Warunki płatności
Termin gwarancji
1.
ARRET s.c.
Mariusz Marszałkowski Zenon Stelmach,
ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice
234.174,60
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
2.
BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.,
ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice
245.952,00
30.09.2010 r
do 30 dni
3 lata
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 4
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)
Razem
1
100,00
100,00
2
95,21
95,21
Suwałki, 12.03.2010 r
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[9567] Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.
1751
Admin\Model\Project\Relational
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Dorota Zwolińska
1970-01-01
Dorota Zwolińska
2010-03-12
Dorota Zwolińska
2010-03-12

Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.