Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-10 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miast

Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-10 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
ZBM/04/2010 Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki 2010-03-10 2010-03-16
Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-10
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100310.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20100310.html
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2010-03-10 09:45:09
2010-03-10 09:45:09
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2010-03-10
Numer
Numer
ZBM/04/2010
Tytuł
Tytuł
Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
W dniu 09 marca 2010 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n :
ZADANIE II – ul. KOŚCIUSZKI 52
Pytanie 1 : Proszę określić gabaryty wyłazu dachowego – poz.17 przedmiaru robót
Odpowiedź : wyłaz dachowy o wymiarach 0,60 x 0,80 m
Pytanie 2 : Proszę sprecyzować o jakie ławy kominiarskie chodzi - poz.19 przedmiaru robót
Odpowiedź : protokół typowania robót, który jest elementem SIWZ określa, że należy zamontować systemowe ławy kominiarskie.
Pytanie 3: Proszę sprecyzować pozycję ( czy chodzi o nowe kraty?) – poz.41 przedmiaru robót
Odpowiedź : zgodnie z przedmiarem robót mają to być nowe kraty żeliwne.
Pytanie 4: Czy uwzględnić w kosztorysie koszt utylizacji gruzu ?
Odpowiedź : tak
ZADANIE III – ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6
Pytanie 1 : Proszę sprecyzować o jakie studzienki przyokienne chodzi? – poz.32 przedmiaru robót. Podczas wizji lokalnej w istniejącym budynku nie stwierdzono studzienek przyokiennych.
Odpowiedź : dotyczy studzienek przyokiennych w budynku oficyny.
Pytanie 2 : Proszę sprecyzować o jakie oprawy chodzi - poz.44 przedmiaru robót
Odpowiedź : oprawa hermetyczna np. typ LENA-IP65 lub równoważna
Pytanie 3: Proszę określić wygląd osłon rur spustowych – poz. 65 przedmiaru robót
Odpowiedź : osłony z prętów kwadratowych grubości 10 x 10 mm pełniących rolę zabezpieczenia rur spustowych przed dewastacją.
Pytanie 4: Czy uwzględnić w kosztorysie koszt utylizacji gruzu ?
Odpowiedź : tak
ZADANIE IV – ul. KOŚCIUSZKI 76
Pytanie 1 : Proszę określić grubość stopnic – poz.41 i 42 przedmiaru robót
Odpowiedź : przedmiar robót określa grubość stopnic i podstopnic – 6 cm
Pytanie 2 : Proszę określić krotność pozycji - poz.60 przedmiaru robót
Odpowiedź : cztery
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – PROJEKT UMOWY
Pytanie : Do którego §2 stosowane są kary umowne zawarte w § 8 ?
Odpowiedź : kary umowne odnoszą się do § 2 umowy , który określa wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Pytanie : Dlaczego umowa nie precyzuje terminu przekazania placu budowy ?
Odpowiedź : Umowa precyzuje termin przekazania placu budowy- nastąpi protokolarnie z dniem podpisania umowy.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia 10.03.2010 rok
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[9552] Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-10 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miast
1344
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2010-03-10
Michał Kopyra
2010-03-10

Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-10 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokryć dachowych z wymiana stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miast