Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-04-21 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku

Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-04-21 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach. ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
03/ZBM/2009 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach. ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach. 2009-04-21 2009-04-30
Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-04-21
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090421.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20090421.html
Gmina Miasto Suwałki-Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
2009-04-21 14:36:41
2009-04-21 14:36:41
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2009-04-21
Numer
Numer
03/ZBM/2009
Tytuł
Tytuł
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach. ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 08 kwietnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 63190 – 2009 z dnia 16.03.2009 roku na :
ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku z regulacją hydrauliczną i przebudową instalacji c.o w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
ZADANIE II - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w 24 komunalnych lokalach mieszkalnych ( 74 szt. okien i 17 szt. drzwi balkonowych) w budynku przy ul. Kościuszki 91A w Suwałkach.
W zakresie Zadania I wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 : BENET Sp. z o.o. 15 - 667 Białystok, ul. Sikorskiego 6A/11
Cena ofertowa brutto : 415 941,80 zł słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy
dziewięćset czterdzieści jeden 80/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „LOBUD” Leszek Ostrowski
16 – 400 Suwałki, ul. Olszowa 11
Cena ofertowa brutto : 421 661,81 zł słownie złotych: czterysta dwadzieścia jeden
tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 81/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 3 : Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i
C.O. Zefir Marian Nowikowski, 16 - 420 Raczki, ul. 1- go Maja 42
Cena ofertowa brutto : 437 441,78 zł słownie złotych: czterysta trzydzieści siedem
tysięcy czterysta czterdzieści jeden 78/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 4 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
Cena ofertowa brutto : 434 059,26 zł słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery
tysiące pięćdziesiąt dziewięć 26/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 7 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 461 664,50 zł słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden
tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 50/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 8 : Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński
Ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 499 883,57 zł słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 57/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 9 : Budownictwo Ogólne Andrzej Ladziński
Bartosze 35, 19 – 300 Ełk
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Oferta Nr 11 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 481 440,86 zł słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt jeden
tysięcy czterysta czterdzieści 86/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.08.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu I ofertę Nr 1 złożoną przez BENET Sp. z o. o. 15 – 667 Białystok, ul. Sikorskiego 6A/11
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
W zakresie Zadania II wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 : BENET Sp. z o.o. 15 - 667 Białystok, ul. Sikorskiego 6A/11
Cena ofertowa brutto : 59 275,70 zł słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
dwieście siedemdziesiąt pięć 70/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 4 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
Cena ofertowa brutto : 51 164,50 zł słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy
sto sześćdziesiąt cztery 50/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 5 :Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane DABOR
Radosław Truszkowski 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 63
Cena ofertowa brutto : 50 633,65 zł słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy sześćset
trzydzieści trzy 65/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 6 :Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe ATMA Sp. z o.o.
16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 21C
Cena ofertowa brutto : 51 731,22 zł słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy
siedemset trzydzieści jeden 22/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 7 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
Cena ofertowa brutto : 58 991,68 zł słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 68/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 10 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TOREL Sp. z o.o.
16-300 Augustów, ul. Wypusty 72
Cena ofertowa brutto : 49 627,95 zł słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset dwadzieścia siedem 95/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 12 : Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński
ul. Zastawie 8, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 67 493,17 zł słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt trzy 17/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.07.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w Zadaniu II ofertę Nr 10 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TOREL Sp. z o.o., 16-300 Augustów, ul. Wypusty 72.
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki dnia 21.04.2009 r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[7458] Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-04-21 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku
1652
Admin\Model\Project\Relational
Gmina Miasto Suwałki-Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2009-04-21
Michał Kopyra
2009-04-21

Zamówienie Nr 03/ZBM/2009 z dnia 2009-04-21 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na ZADANIE I - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku