Zamówienie Nr 06/ZBM/2008 z dnia 2008-08-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.

Zamówienie Nr 06/ZBM/2008 z dnia 2008-08-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.
06/ZBM/2008 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach. 2008-08-06 2008-08-21
Zamówienie Nr 06/ZBM/2008 z dnia 2008-08-06
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080806_0f53.html
/Informacje/archiwum/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20080806_0f53.html
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
2008-08-06 10:41:47
2008-08-06 10:41:47
zamowienia_i_przetargi
Data wydania
Data wydania
2008-08-06
Numer
Numer
06/ZBM/2008
Tytuł
Tytuł
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 31 lipca 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 151769 - 2008z dnia 07.07.2008 roku na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.
Wpłynęły następujące oferty :
Oferta Nr 1 : Przedsiębiorstwo Usługowo-HandloweSOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina
20, 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 287 602,06 zł słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy
sześćset dwa 06/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 2 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
Cena ofertowa brutto : 239 685,60 zł słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć
tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 3 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57,
16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 274 432,89 zł słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące
czterysta trzydzieści dwa 89/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 4 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „ELFAZ”
Antoni Wincza, 16-400 Suwałki, ul. Antoniewicza 1A/25
Cena ofertowa brutto : 244 900,92 zł słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery tysiące
dziewięćset 92/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4.
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
Suwałki dnia 06.08.2008 r.
0
0
0
/admin/counter/count-like
0
1
component.phtml
1
0
bool
bool
bool
bool
string
string
string
string

string
bool
bool
string
int
int
1
0
1
1
[404] Zamówienie Nr 06/ZBM/2008 z dnia 2008-08-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.
2401
Admin\Model\Project\Relational
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
Michał Kopyra
1970-01-01
Michał Kopyra
2008-08-06
Michał Kopyra
2008-08-06

Zamówienie Nr 06/ZBM/2008 z dnia 2008-08-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.